---
title: "Akkök Holding’in Ortak Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor"
date: "2014-09-02 17:10:08"
author: "İHA"
tags: "Yalova", "Taşköprü"
canonical_url: "/akkok-holdingin-ortak-aritma-tesisi-insaati-devam-ediyor-180101514690"
original_url: "/akkok-holdingin-ortak-aritma-tesisi-insaati-devam-ediyor-180101514690"
---
# Akkök Holding’in Ortak Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor
Yalova’da geçen ağustos ayında temeli atılan arıtma tesisi inşaatı bütün hızıyla devam ediyor.Akkök Holding tarafından yapılan ve Yalova Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilen projenin ilk yatırım tutarı 17 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Proje hayata geçirildiğinde ise, 14 milyon dolarlık ek yatırım yapılarak, deniz suyundan proses suyu hazırlanacak. Deniz suyu arıtma projesinin 2. fazı ile arıtma tesisi çıkış suyundan ultra filtrasyon (UF) ve reverse osmosis (RO) teknolojileri kullanılarak saatte 250 metreküp kapasite ile proses suyu ve kazan besi suyu elde edilmesi hedefleniyor.Akkök Holding şirketlerinden Ak-Kim, Aksa ve DowAksa’nın endüstriyel atık suları ile mesken atıklarının birlikte arıtılacağı projede halihazırda ruhsatı alınan havalandırma havuzunun inşaatı hızla ilerliyor. 150 gün sonra inşaat sürecinin bitmesi planlanıyor. Temel radye betonu tamamlanan ortak arıtma projesinin perde kalıp, demir ve beton işleri de devam ediyor. 27 Ağustos 2014 tarihinde, ruhsatı alınan dengeleme tankının temel radye demir montajına ve akabinde kalıp işlerine başlanırken, projede henüz ruhsatı alınmayan ünitelerde ise Taşköprü Belediyesi’nin ilgili süreçleri tamamlanana kadar herhangi bir çalışma yapılmayacağı bildirildi.Proje sürecinde çalışmaların yürütüldüğü ve beşi indirekt geri kalanı ise direkt kadroda olmak üzere toplam 50 çalışanın bulunduğu müteahhit firmaya ait inşaat işlerinin tamamlanması için 150 gün öngörülüyor. Diğer alt yapı işleri, proses montaj, hatların tesislerden arıtmaya getirilmesi ve start-up gibi hizmetlerin tamamlanması için ise 16 Temmuz 2015 terminine sadık kalınacak.Toplam 17 üniteye ve 9.485 metrekarelik alana sahip olan ortak arıtma tesisinin 3 ünitesinin inşaat ruhsatı alındı. Geri kalan 14 ünitenin evrakları ve inşaat ruhsat harçları da Taşköprü Belediyesi’ne iletildi. ![Akkök Holding’in Ortak Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/4162494/640xauto.jpg)
