---
title: "Ordu Çevre Yolu Mart Ayına Kaldı"
date: "2017-12-20 14:54:28"
author: "İHA"
tags: "Ordu"
canonical_url: "/ordu-cevre-yolu-mart-ayina-kaldi-180103816882"
original_url: "/ordu-cevre-yolu-mart-ayina-kaldi-180103816882"
---
# Ordu Çevre Yolu Mart Ayına Kaldı
Ordu’da 2018 yılı Ocak ayında açılacağı açıklanan Ordu Çevre Yolu’nda yeni bir heyelan tespit edilince açılışı Mart ayına kaldı.Yapımına 2012 yılında başlanan, gidiş geliş toplam uzunluğu 21.4 kilometre olan Ordu Çevre Yolu’nun 10.7 kilometrelik birinci etabının yüzde 95’lik bölümü tamamlandı. Fatsa-Altınordu Çevre Yolu’nun Perşembe Kavşağı’ndan başlayan ve Terzili Mahallesi sınırları içerisinden geçerek sahil yoluna bağlanacak olan birinci etapta toplam uzunluğu 6.5 kilometre olan 3 adet çift tünel, uzunluğu 44 metre olan bir köprü, uzunluğu 2,5 km olan 5 adet çift köprü, 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 adet kavşak bulunuyor.Tünel ve viyadüklerdeki asfalt seriminin başladığı Ordu Çevre Yolu’nun yapımı tamamlanan Öceli Tüneli çıkışı ile Öceli-1 Viyadüğü arasındaki kesimde bir süredir yaşanan heyelanın yolun açılışını erteletti. Heyelanın ıslahı için Öceli Tüneli çıkışına bugüne kadar 399 adet, Öceli 1 Viyadüğü bölümüne 162 koruma kazığı çakıldı. Bu çalışmanın ardından heyelan gözlenmedi. Bunun üzerine çevre yolunun 2018 yılı Ocak ayı sonunda açılacağı duyuruldu.Asfalt serimi ile sanat çalışmalarının sürdüğü yolda geçtiğimiz günlerde koruma kazıklarının çakıldığı alanda yeni bir heyelan gözlendi. Bunun üzerine heyelanın önüne geçmek için yeni bir çalışma başladı. Yetkililer, son gözlenen heyelan sebebiyle çevre yolunun açılışının Mart ayı sonuna kaldığını belirtti.Çevre yolunun yakın zamanda ihale edilen yaklaşık 11 kilometrelik ikinci etabında çalışma başlatıldığı ve 2020 yılı sonunda bitirilerek gidiş-geliş toplam uzunluğu 21.4 kilometre olan Ordu Çevre Yolu’nun tamamının açılacağı kaydedildi.
