---
title: "Tekkeköy Kavşak Köprüleri Olimpiyatlara Yetiştirilmeye Çalışılıyor"
date: "2017-04-06 16:11:37"
author: "İHA"
tags: "Samsun", "Ulaş"
canonical_url: "/tekkekoy-kavsak-kopruleri-olimpiyatlara-yetistirilmeye-calisiliyor-180103487057"
original_url: "/tekkekoy-kavsak-kopruleri-olimpiyatlara-yetistirilmeye-calisiliyor-180103487057"
---
# Tekkeköy Kavşak Köprüleri Olimpiyatlara Yetiştirilmeye Çalışılıyor
Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin, Samsun-Çarşamba arasında devam eden devlet yolu ve körü çalışmalarını “23. İşitme Engelliler Dünya Olimpiyat Oyunları”na kadar bitirmek istediklerini söyledi.İl Koordinasyon Kurulu’nda kurumu hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Kenan Keskin, "Bölge müdürlüğümüzce Samsun ili hudutları dahilinde 12 adet devam eden, 2 adet kesin hesap aşamasında olmak üzere toplam 14 adet iş bulunmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 1 milyar 638 milyondur. Projelerin nakdi gerçekleşmesi yüzde 24 olurken, fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 80 seviyesindedir" dedi.“Samsun-Çarşamba devlet yolu ve köprüleri olimpiyatlara kadar bitirilmeli”Samsun-Çarşamba devlet yolundaki Tekkeköy kavşak köprüleri ve bağlantı yolları yapım işinin olimpiyatlara kadar tamamlanması gerektiğini ifade eden Kenan Keskin, “Proje bedeli 192 milyon 960 bin TL’dir. Projenin fiziki gerçekliği yüzde 62 olurken, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 36 seviyesindedir. İş kapsamında Petrol Ofisi Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü, Örnek Sanayi Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü, Kirazlık Köprüsü, Tekkeköy Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü ve Azot Deresi Köprüsü olmak üzere 4 adet çift, 4 adet tek köprü yer almaktadır. 2016 yılında köprü yapım çalışmalarına başlanılmış olup, 3 köprülü kavşakta da çalışmalar devam etmektedir. İhale kapsamında bulunan köprülerin 2017 Temmuz ayında yapılacak olan 23. İşitme Engelliler Dünya Olimpiyat Oyunları’na kadar tamamlanıp, trafiğe açılması hedeflenmektedir" diye konuştu.Tekkeköy Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü’nün Altındaki Dağ Bandı Bağlantı Yolu ve Azot Kavşağı’nın yapılamaması durumunda karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar hakkında da konuşan Keskin şunları söyledi:"Tekkeköy Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü imalatlarında dağ bandındaki imar koridorunun idaremize teslim edilememesi durumunda köprü altında oluşturulacak hemzemin iki adet kavşaktan sadece Tekkeköy Kavşağı hizmete sunulabilecektir. Tekkeköy ilçesinden Tekkeköy Kavşağı’na gelen araçlar havaalanı tarafına gidemeyeceklerdir. Fuar alanı, spor kompleksi ve deniz tarafında bulunan iş yerlerini kullanan araçlarda Tekkeköy Kavşağı’ndan havaalanı tarafına gidemeyeceklerdir. Bu koşullarda karayoluyla havaalanına gitmek isteyenler Samsun tarafındaki ilk kavşaktan geri dönerek gitmesi durumunda 4,8 km, Tekkeköy ilçe yolunu kullanarak Selyeri Kavşağı’ndan çıkması durumunda da 1,45 km yolu uzayacaktır. Samsun istikametinden gelip azot ve stadyum tarafına gitmek isteyenlerde Tekkeköy Kavşağı’nı kullanarak fuar alanı bölgesinin arka yollarından ulaşımı sağlayacaktır. Tekkeköy Farklı Seviyeli Köprüsü altındaki trafik tek kavşaktan yönlendirileceğinden özellikle belli saatlerde yoğunluk yaşanmasına neden olacaktır. Tekkeköy ilçe yolu ile Fuar alanı bölgesindeki yollar aşırı kullanılacağından dolayı yol kaplamasında kısa vadede bozulmalar meydana gelecektir. Tekkeköy ilçe merkezinden Selyeri Kavşağı’na ulaşacak araçlar, kavşakta yoğun araç trafiği yaşanmasına sebebiyet vereceklerdir. Tekkeköy dağ bandı bağlantı yoluna cephe durumda bulunan iş yerlerinin ulaşım olmamasından dolayı yaşadığı mağduriyetler bağlantı yolu ve Azot Kavşağı tamamlanıncaya kadar devam edecektir."
