---
title: "Yüklenici firma ek süre istedi, İzmir'de metronun açılışı yine ertelendi"
date: "2011-07-18 15:43:38"
author: "CİHAN"
tags: "İzmir"
canonical_url: "/yuklenici-firma-ek-sure-istedi-izmirde-metronun-acilisi-yine-ertelendi-180100028497"
original_url: "/yuklenici-firma-ek-sure-istedi-izmirde-metronun-acilisi-yine-ertelendi-180100028497"
---
# Yüklenici firma ek süre istedi, İzmir'de metronun açılışı yine ertelendi
İzmir'de temeli 3 Haziran 2005 tarihinde atılan ve iki yılda tamamlanacağı açıklanan Üçyol-Üçkuyular arasındaki 5,5 kilometrelik metro hattı inşaatının açılış tarihi yine ertelendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Mayıs 2011'deki beyanında, hedeflerinin İzmirspor-Hatay arasındaki istasyonlarla Ege Üniversitesi Hastanesi-Evka 3 hatlarının iki ay içinde devreye alınacağını söylemişti. Bu tarih, yüklenici firmanın ek süre istemesi yüzünden tekrar ertelendi.  
Açıklamanın üzerinden iki aya yakın süre geçerken İzmirspor-Hatay arasındaki istasyonların yapımını üstlenen firma, haziranda dolması üzerine belediyeye başvurarak üç ay ek süre aldı. Başkan Kocaoğlu'nun, "Hedefimiz en geç iki ay içinde açmak." diyerek temmuzu aını işaret ettiği tarih, eylüle sarktı.  
Öte yandan Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay istasyonlarının inşaatının sert zemin engeline takıldığı, 2011 yılı sonunda bitmesi öngörülen hattın yapım süresinin 11 Ağustos'ta dolacağı, firmanın 8 aylık ek süre talebinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin, firmaların ek süre taleplerini kabul etmesi durumunda İzmirspor-Hatay istasyonları, en iyimser tahminle eylül ayında tamamlanacak. Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay'ı kapsayan ikinci etabın ise 2012'nin ortalarına sarkacağı öne sürülüyor. 24 Mayıs 2011 tarihinde yerin 25 metre altında, rayların üzerinde basın toplantısı düzenleyen Kocaoğlu, "Hedefimiz, önümüzdeki en geç iki ay içinde açmak. Tabii bu işlerde hata yahut aksilikler, öngörülemeyen aksaklıklar oluyor, 15-20 gün gecikiyor. Bazen müteahhit bırakıp gidiyor, iki sene aksıyor. Bunların hepsini beraber yaşadık. Bunun bize faturası, altı senede 5,5 km. metro hattını bitirememek oldu." demişti. Bu açıklamayla istasyonların tamamlanma sürecinin uzama ihtimaline açık kapı bırakmıştı.
BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU'NIN METRO İÇİN VERDİĞİ SÖZLER  
3 Mart 2009: Üç istasyonu (İzmirspor, Hatay, Göztepe) en kısa zamanda açmak mümkün. İki istasyon bittikten sonra raylar döşenecek. Firmanın sahibi burada; ya 2009'un sonuna kadar burayı bitirecek ya da kendisi bitecek. Ben söz veriyorum, 31 Aralık akşamı metro çalışmaya başlamazsa kendisi bilir. Ben de ne yapacağımı bilirim.  
25 Nisan 2009: 2010 Ocak ayında metronun devreye girmesi için inşaat çalışmalarını her gün, her an izliyoruz. 24 saat takip ettiğimiz bir iş. Uykuda bile metroyu hesaplıyoruz.  
7 Temmuz: Üçyol-Üçkuyular hattı, 2010'da bitirilecek.  
31 Aralık 2009: 2010 yılı içinde İzmir'de metro sorunu çözülecek. 2010'da Üçyol-Üçkuyular bitecek.  
25 Şubat 2010: 2010 yılı sonu veya 2011 yılında metronun ışığını görebileceğiz.  
8 Nisan 2010: Kamu İhale Kurumu, canı sıkıldıkça bizim ihaleleri iptal ediyor. Mayıs ayında yeniden ihaleye çıkacağız. 2011 yılı içinde Bornova Evka3'ten binip Üçkuyular'da inilecek.  
26 Ağustos 2010: İzmirspor ve Hatay istasyonlarının 2011 Nisan ayında tamamlanarak deneme seferlerine başlaması planlanıyor. Diğer üç istasyonun ise 2011 Ağustos sonunda hizmete alınması planlanıyor.  
14 Haziran 2010: İzmirspor ve Hatay istasyonlarında Nisan 2011'den, Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay istasyonlarından da ağustos ayından itibaren yolcu taşımaya başlamayı planladık.  
19 Kasım 2010: İstasyonlar, 2011'de iki aşamada hizmete açılacak.  
27 Ocak 2011: Kötü bir mani olmazsa dört istasyonu haziran sonu veya temmuz içinde, geri kalan üç istasyonu da ekim ayında açmayı planlıyoruz.  
30 Mart 2011: Gün vermiyorum ama bir sabah bakmışsınız ki bu dört istasyon açılmış.
